<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doc><id>1012</id><url>http://news.sohu.com/20160216/n437536143.shtml</url><title>杭州开年第一会抓作风：28个G20峰会项目未开工</title><datetime>2016-02-16 15:14:00</datetime><body>
　　2月15日上午，杭州市委、市政府以视频会议形式召开全市深化作风建设大会。
　　2月15日，今年的G20峰会举办城市杭州召开春节后的第一个大会——全市深化作风建设大会，现场播放的视频透露：有28个G20峰会工程项目仍未开工，还有部分项目已开工但进度落后，批评其中存在的“不担当、不作为、不落实”问题。
　　9月4日至5日，中国将在杭州举办二十国集团领导人第十一次峰会。此前，当地已全面启动筹备工作，确定了环境整治、交通基础设施、场馆酒店提升改造等651个项目，每个项目都排定工期，确保在6月底前全面完工。
　　但视频显示，至去年12月底，投资超2亿元的袁富路东段项目道路工程、钱塘江水面漂浮物西湖区转运站工程等28个项目仍未开工。
　　杭州市作风建设领导小组办公室有关负责人告诉澎湃新闻（www.thepaper.cn），其中，有些涉及协调不到位，有些涉及方案调整，有些则在落实中打了折扣。
　　如投资2300万的钱塘江水面漂浮物西湖区运转站工程，用地审批比计划滞后45天，原因是委托的环评公司公示不到位、公示内容不够准确。
　　已开工但进度落后的工程中，西溪酒店改造工程因工序衔接不到位，室内装修、室外管线、市政景观和绿化多工程、多标段各行其是，造成反复开挖、互相推诿，严重影响进度。目前，西湖区已全面整改。
　　西湖周边的北山街、南山路、杨公堤、苏堤提升工程属G20峰会一类项目，但至1月20日，进度已严重落后于计划工期。
　　视频中，路面整治负责人解释，杨公堤下的电力施工未完工，甚至穿过拱桥的电路铺设工程当时还没确定方案。苏堤上，由城投集团管道公司施工的线路管道方案也没有确定，“管道公司项目有20个，现在仅开工4项，剩下的16项到底怎么样，也没有给我们明确答复。”
　　此外，因地下管线工程施工缓慢影响工程整体进度的，还有奥体板块区间道路工程、盈丰路工程、奔竞大道工程、西湖大道和解放路街容提升工程等。
　　“面对重任是勇挑重担还是百般推脱，面对困难是迎难而上还是裹足不前，面对矛盾是主动补位还是相互推诿——峰会是最好的试金石。”市作风办有关负责人说，为以最严作风保障各项工程顺利推进，杭州已开展峰会筹备工作专项监督检查，“一月一督查、一案一问责、一事一通报”。</body></doc>