<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<doc><id>426</id><url>http://news.sohu.com/20160219/n437884356.shtml</url><title>港府估计港珠澳大桥香港段工程只能在2017年底完成</title><datetime>2016-02-19 15:52:00</datetime><body>　　中新社香港2月19日电 香港特区政府运输及房屋局19日表示，粤港澳三地政府以及负责港珠澳大桥主桥工程的港珠澳大桥管理局去年底，根据主桥和三地相关工程最新情况对工期进行了进一步的梳理和评估，认为大桥项目包括主桥工程2016年底建成通车已不可行，并已向港珠澳大桥中央专责小组汇报。　　专责小组高度重视港珠澳大桥完工日期，并要求三地联合工作委员会作最后评估，在确保工程质量安全以及解决工程建设面临的困难和风险的前提下，深入审核进度，综合拟定整个大桥项目建成通车的修订日期，上报中央。　　有传媒报道指，港珠澳大桥主体工程明年夏季便可达到通车要求。就此，香港特区政府运输及房屋局19日作出了上述回应。运输及房屋局表示，港珠澳大桥项目主要分为两部分：港珠澳大桥管理局(大桥管理局)在内地水域进行的主桥桥隧工程，以及粤港澳三地政府各自负责的连接路和口岸工程。　　运输及房屋局指，无论是大桥主桥工程还是三地的相关工程，都面对各种工程上的困难和工期上的压力。大桥管理局以及三地政府一直检视各项工程的进展，并以安全和质量保证为大前提，致力克服和处理有关困难。　　特区政府路政署已向大桥管理局了解，确认报道所指“大桥的主体工程到了明年夏季便可达到通车要求”与事实不符，大桥管理局确认明年夏季主体工程不可能具备通车条件。港珠澳大桥香港工程管理处设在路政署。　　就香港段工程的进展，由于面对物料供应不稳定、劳工短缺、航空限高、环保限制，以及填海沉降表现较预期慢等施工上的困难和挑战，路政署估计香港段工程只能在2017年年底完成。media_span_url('http:</body></doc>